\begin{table}[htbp]
\caption{}
\begin{flushleft}
\begin{tabular}{|l|l|r|}
\hline
\textbf{Hito} & \textbf{Responsable} & \multicolumn{1}{l|}{\textbf{Fecha}} \\ \hline
Proyecto Iniciado & Empresa & 01/02/2011 \\ \hline
Alcance liberado & Empresa & 01/02/2011 \\ \hline
Alcance aprobado & Cliente & 04/02/2011 \\ \hline
Propuestas salon presentadas. & Empresa & 10/02/2011 \\ \hline
Salon elegido & Cliente & 20/02/2011 \\ \hline
Salon contratado. & Empresa & 22/02/2011 \\ \hline
Presupuesto preliminar liberado & Empresa & 07/02/2011 \\ \hline
Presupuesto preliminar aprobado. & Cliente & 20/02/2011 \\ \hline
\textbf{1er Entrega incremental finalizada.} & \textbf{} & \textbf{01/03/2011} \\ \hline
Lista de invitados presentada. & Cliente & 01/03/2011 \\ \hline
Propuestas de invitaciones presentada. & Empresa & 03/03/2011 \\ \hline
Propuestas de invitaciones aprobada. & Cliente & 05/05/2011 \\ \hline
Invitaciones encargadas. & Empresa & 07/03/2011 \\ \hline
Invitaciones enviadas. & Empresa & 15/03/2011 \\ \hline
Asistencias confirmadas & Empresa & 30/03/2011 \\ \hline
\textbf{2da Entrega incremental finalizada} & \textbf{} & \textbf{31/03/2011} \\ \hline
Musica del evento presentada. & Cliente & 01/04/2011 \\ \hline
Disc Jockey contratado. & Empresa & 15/04/2011 \\ \hline
Animador contratado. & Empresa & 15/04/2011 \\ \hline
Opciones de menu  presentadas. & Empresa & 07/04/2011 \\ \hline
Menu principal y especial aprobado. & Cliente & 15/04/2011 \\ \hline
Opciones de postre y torta presentadas. & Empresa & 07/04/2011 \\ \hline
Postre y torta elegidos. & Cliente & 15/04/2011 \\ \hline
Bebidas elegidas. & Cliente & 15/04/2011 \\ \hline
Mozos contratados. & Empresa & 01/05/2011 \\ \hline
Cocineros contratados. & Empresa & 01/05/2011 \\ \hline
Barman contratado. & Empresa & 01/05/2011 \\ \hline
Propuestas de centros de mesas, vajilla y manteleria presentadas. & Empresa & 07/04/2011 \\ \hline
Propuestas de centros de mesas, vajilla y manteleria aprobadas. & Cliente & 15/04/2011 \\ \hline
Centros de mesas, vajilla, y manteleria alquilados. & Empresa & 15/05/2011 \\ \hline
Insumos comprados (menu, menu especial, postres, torta, etc) & Empresa & 31/05/2011 \\ \hline
\textbf{3er Entrega incremental finalizada.} & \textbf{} & \textbf{01/06/2011} \\ \hline
Propuesta de souvenirs presentada. & Empresa & 02/06/2011 \\ \hline
Propuesta de souvenirs aprobada. & Cliente & 10/06/2011 \\ \hline
Souvenirs encargados. & Empresa & 15/06/2011 \\ \hline
Souvenirs retirados & Empresa & 22/06/2011 \\ \hline
Equipo de fotografia contratado. & Empresa & 22/06/2011 \\ \hline
\textbf{4ta Entrega incremental finalizada.} & \textbf{} & \textbf{01/07/2011} \\ \hline
Requerimientos vestimenta relevados. & Cliente & 02/07/2011 \\ \hline
Modista contratada. & Empresa & 07/07/2011 \\ \hline
Vestido y Traje elegidos. & Cliente & 15/07/2011 \\ \hline
Medidas para la vestimenta tomadas. & Cliente & 15/07/2011 \\ \hline
Vestido y traje elaborados y entregados. & Empresa & 31/07/2011 \\ \hline
Chofer contratado. & Empresa & 22/07/2011 \\ \hline
\textbf{5ta Entrega incremental finalizada.} & \textbf{} & \textbf{01/08/2011} \\ \hline
Presupuesto final presentado & Empresa & 02/08/2011 \\ \hline
Presupuesto final aprobado. & Cliente & 04/08/2011 \\ \hline
Ejecucion del evento & Empresa & 07/08/2011 \\ \hline
Reunion de cierre & Empresa & 15/08/2011 \\ \hline
Fin del proyecto & Empresa & 15/08/2011 \\ \hline
\end{tabular}
\end{flushleft}
\label{}
\end{table}
